✅ شتاب گیری پروژه احیای سوم فولاد کاوه؛ پیشرفت مهندسی از ۹۵ درصد عبور کرد🔹 پروژه احداث مدول سوم احی

✅ شتاب گیری پروژه احیای سوم فولاد کاوه؛ پیشرفت مهندسی از ۹۵ درصد عبور کرد🔹 پروژه احداث مدول سوم احیای مستقیم فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن آهن اسفنجی، اکنون به پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصدی رسیده است. 🔹 بر اساس آخرین وضعیت اعلام شده، پیشرفت بخش مهندسی از ۹۵ درصد، بخش تامین و تدارکات از ۷۶ درصد و عملیات اجرایی از ۵۰ درصد عبور کرده و شاخص عملکرد زمان بندی پروژه (SPI) نیز به ۰.۸ افزایش یافته است. 🔹 این طرح با هدف تامین کسری آهن اسفنجی، تکمیل زنجیره تولید و فراهم کردن زیرساخت لازم برای تحقق ظرفیت سالانه ۲.۴ میلیون تن شمش فولادی در حال اجراست.🔹 بازنگری زمان بندی، اصلاح فرآیندهای مناقصه و خرید، تعیین تکلیف تجهیزات و تقویت منابع انسانی و نقدینگی از جمله اقدامات انجام شده برای جبران تأخیرهای گذشته بوده است. 🔹 با رفع بخشی از موانع تامین و حمل تجهیزات خارجی و آغاز عملیات پایپینگ و نسوزکاری، روند اجرای پروژه شتاب گرفته و بهره برداری از آن می تواند به توازن زنجیره داخلی فولاد کاوه و کاهش وابستگی شرکت به تامین آهن اسفنجی کمک کند.جهت مطالعه اخبار روزانه بازار آهن در سایت آهن پرایس روی لینک زیر کلیک کنید:👇🔗  لینک: اخبار روزانه بازار آهن✅ اخبار بازار آهن و فولاد را در کانال آهن خبر دنبال کنید:  🆔@ahankhabar✅  آهن پرایس؛ خرید مطمئن آهن آلات