📎 مراحل لازم جهت بازدید و کنترل و گزارش اجرایی ناظران ساختمانی علی الخصوص اجرای سازه مطابق مقر

📎 مراحل لازم جهت بازدید و کنترل و گزارش اجرایی ناظران ساختمانی علی الخصوص اجرای سازه مطابق مقررات ملی ساختمان .۱- قبل از شروع عملیات ساختمانی، بازدید از محل ، کنترل و تطبیق نقشه های مصوب و اجرایی و پروانه ساختمانی با محل و کنترل اجرای موارد ایمنی با لحاظ وضعیت موجود و لازم جهت عملیات اجرایی( تخريب، خاکبرداری و ... ) و کنترل مجوز های لازم علاوه از پروانه ساختمانی حسب مورد ، در نهایت دستور شروع و گزارش شروع عملیات ساختمانی برای کلیه رشته ها لازم و ضروری است. برای این مرحله حداقل یک بار بازدید کفایت می‌کند ولی اگر موارد لازم برای شروع عملیات ساختمانی علی الخصوص ایمنی کارگاه کافی نباشد قبل از گزارش و دستور شروع عملیات ساختمانی بازدید مجدد بنا به صلاحدید ناظران تکرار می شود. ۲- تخريب و خاکبرداری و گودبرداری و اجرای سازه نگهبان ، یکی از مراحل پر مخاطره یک پروژه عمرانی است ، لازم است ناظران سازه و معماری ونقشه برداری علی الخصوص ناظران سازه بازدید مکرر و متوالی و نظارت مستمر انجام و از اجرای صحیح عملیات ساختمانی و موارد ایمنی مطمئن گردند ،۳- قبل از اجرای بتن مگر ؛ بازدید ناظران سازه و معماری و نقشه برداری و کنترل نقشه های مصوب و اجرایی و موارد ایمنی و تجویز ادامه عملیات اجرایی ساختمان .۴- اجرای فونداسیون؛ بازدید مکرر و متوالی و نظارت مستمر ناظر سازه از عملیات آرماتور بندی و کنترل نقشه های اجرایی و مصوب و ایمنی کار ۵- پایان قالب‌ بندی ، آرماتور گذاری و صفحه گذاری قبل از بتن ریزی، بازدید ناظران سازه و برق و مکانیک و نقشه برداری و کنترل اجرا با نقشه های اجرایی و مصوب و کنترل ایمنی کار و در نهایت تجویز ادامه عملیات ساختمانی و گزارش اجرای مرحله فونداسیون ۶- بتن ریزی فونداسیون، حضور مستمر ناظر سازه و کنترل کیفیت بتن و اجرای بتن ریزی و دستور انجام نمونه برداری از بتن به تعداد و دفعات لازم و یا دستور آزمایش های لازم فولاد مطابق مقررات. ۷ - اجرای ستون های هر طبقه ؛ بازدید ناظر سازه و کنترل اجرا با نقشه های اجرایی و مصوب و ایمنی و تجویز ادامه عملیات اجرایی ۸- بتن ریزی ستون ها ، حضور و نظارت مستمر ناظر سازه و کنترل کیفیت بتن و بتن ریزی، دستور نمونه برداری به تعداد و دفعات طبق مقررات ۹ - اجرای سقف، حضور و نظارت ناظر سازه و معماری، علی الخصوص ناظر سازه به دفعات لازم و کنترل اجرا با نقشه های اجرایی و مصوب و ایمنی کار و در نهایت تجویز ادامه عملیات اجرایی و گزارش مرحله مربوط ۱۰ - بتن ریزی سقف، حضور مستمر ناظر سازه و کنترل بتن و بتن ریزی و ایمنی کار و دستور نمونه برداری به تعداد و دفعات لازم مطابق مقررات ۱۱- مرحله ۷ الی ۱۰ ،در تمامی سقف ها تکرار می شود. تا اینکه سقف خرپشته اجرا گردد .۱۲ - بعد از اجرای کل و یا حداقل ۹۰ درصد عملیات اجرایی ساختمان گزارش پایان کار با تصریح اجرا مطابق مقررات ملی و نقشه های مصوب و یا اجرایی ارسال می گردد .@azmoon_nezam_mohandessi