می خواستم یک مثال برای تخصیص منابع با تقویم های متفاوت براتون بزارم #calendar #resource فرض کنید یک تقویم پروژه داریم با 8 ساعت کار در روز. از شنبه تا چهار شنبه کاری و پنج شنبه و جمعه تعطیل باشه. حالا یک تیم عمرانی به پروژه اضافه شدند که پنج شنبه ها کار می…سلام#calendarدو روش متفاوت رو برای حل مسئله بالا در نظر می گیریم1- ابتدا یک تقویم (test1) برای پروژه تعریف می کنیم که از شنبه تا چهارشنبه کاری هست.سپس یک تقویم جدید (test2) از طریق project/change working time تعریف می کنیم که در این تقویم شنبه تا پنج شنبه کاری هست. از طریق پنجره #Resource یک منبع تعریف می کنیم با تقویم test2در شکل زیر مراحل تعریف این تقویم ها رو ارسال می کنم👇👇@class_msp@minitab_class