می خواستم یک مثال برای تخصیص منابع با تقویم های متفاوت براتون بزارم#calendar#resourceفرض کنید یک تقو

می خواستم یک مثال برای تخصیص منابع با تقویم های متفاوت براتون بزارم#calendar#resourceفرض کنید یک تقویم پروژه داریم با 8 ساعت کار در روز. از شنبه تا چهار شنبه کاری و پنج شنبه و جمعه تعطیل باشه.حالا یک تیم عمرانی به پروژه اضافه شدند که پنج شنبه ها کار می کنند و باید به برنامه زمانبندی اضافه بشند.به عبارتی باید تقویم پروژه از تقویم منبع تبعیت کنه.لطفا در مورد مسئله بالا بررسی هاتون رو انجام بدید. فردا پاسخ کامل رو ارسال می کنم.موفق باشید.@class_msp@minitab_class