@ebteda_ir🔺چرا ورود شهرداری به احداث ورزشگاه ۱۵ هزار نفری نگران‌کننده است؟ظاهر امر، بسیار پسندیده ا

@ebteda_ir🔺چرا ورود شهرداری به احداث ورزشگاه ۱۵ هزار نفری نگران‌کننده است؟ظاهر امر، بسیار پسندیده است. و مخالفت با چنین پروژه‌ای، خلاف عادت و عرف است. عقل معاش و حسابگر می‌گوید نباید با آن مخالف بود؛ چرا که قطعاً برچسب مخالفت با توسعه و ورزش و... نثارِ مخالف خواهد شد. اما گاهی تحمل این تلخی‌ها در قبالِ جلوگیری از خسارات بزرگ، می‌ارزد. فقط باید زمان بگذرد و حقیقتِ موضوع آشکار شود و متاسفانه، گذشت زمان، خسارت را بیشتر و بزرگتر می‌کند.بویژه اگر تجربه‌های عینی داشته باشیم، بیشتر نگران می‌شویم.برای درک اهمیت این مخالفت، یک نمونه از پروژه‌های مهم را که توسط شهرداری در حال اجراست، مثال می‌زنم؛اتوبان ولایت، در شمال‌شرقی تبریز، که قرار است اتوبان پاسداران را به جاده اهر متصل کند. این پروژه بر اساس تفاهم‌نامهٔ سال ۱۳۹۴، آغاز شده است. قرارداد مرتبط با پروژه، با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان، با پیمانکار منعقد شده است. زمان گذشت. و رسیدیم به امروز. امروز، ده سال از آغاز پروژه می‌گذرد. فکر می‌کنید این پروژه چقدر پیشرفت فیزیکی دارد؟و فکر می‌کنید چقدر برایش هزینه شده؟تعجب نکنید اگر بشنوید با گذشت یک دهه از آغاز قرارداد، کمی بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته. یعنی نصف پروژه. و رقمی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان برایش هزینه شده است!یعنی ۱۵ برابر رقم‌ کل قرارداد.و با برآوردهای امروز، برای اتمام پروژه، رقمی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان لازم است. در خوشبینانه‌ترین سناریو، پروژه‌ای که قرار بود با ۱۰۰ میلیارد و البته کمی بیشتر (بخاطر تعدیل) تمام شود، قرار است با ۳۰۰۰ میلیارد تومان تمام شود!۳۰ برابر بیش از برآورد اولیه. وقتی چنین روندهایی در مدیریت پروژه‌های بزرگ می‌بینیم، چرا نباید از تداوم قراردادهای مبهم و غیرضروری نگران باشیم؟تحلیل دلایل این تاخیر و تحمیل هزینه‌های گزاف به بیت‌المال، فرصت دیگری می‌طلبد. اما عجالتاً وجدان و انصاف حکم می‌کند هشدار بدهیم که پروژهٔ غیرضروری و تشریفاتی‌ای مانند سالن ورزشی ۱۵ هزار نفری نیز چنین سرنوشتی خواهد یافت. و مانند چاه ویل، پیش پای شهرداری، منابع محدود شهر (سفرهٔ مردم) را خواهد بلعید.مطابق قرارداد، هزینهٔ احداث ورزشگاه مذکور، بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان برآورده شده است. مشمول تعدیل هم هست و هر سال، مطابق نرخ‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه، رقم تعدیل هم به پیمانکار پرداخت خواهد شد!توجه فرمودید؟آیا نباید شهرداری را از ورود به چنین پروژه‌ای برحذر داشت؟با این وضعیت منابع درآمدی و شیوهٔ مدیریت پروژه‌ها، آیا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که شهرداری، هزینه‌ای چندبرابری نسبت به برآورد اولیه برای این پروژه پرداخت خواهد کرد؟از اینکه موفق نشده‌ام جلوی این خسارت آشکار را بگیرم به سهم خودم شرمسارم.