زمانبندی معکوس در اکسل#anything_goes مراحل تولید الکتروموتور و مدت زمان انجام کار در هر ایستگ

زمانبندی معکوس در اکسل#anything_goes مراحل تولید الکتروموتور و مدت زمان انجام کار در هر ایستگاه با توجه به توان و ردیف ولتاژ موتور مشخص می باشد.زمان تست و تحویل به مشتری توسط واحد فروش اعلام می گردد.حالا باید با توجه به زمان تستی که وارد می شود زمان پایان کار در هر ایستگاه به طور اتوماتیک با توجه به توان و ردیف ولتاژ مشخص گردد. فقط اینکه شیفت کاری هم باید امکان تعیین شدن داشته باشد یعنی زمانبندی ارائه شده تک شیفت یا دو شیفت برخی از ایستگاه های کاری نیازمند یکسری مواد می باشد که با توجه به اون مرحله مشخص می باشد که چند روز قبل تر باید در کارخانه باشدو فقط کافی است نسبت به تاریخ مرحله مورد نظر تاریخ آن محاسبه شود. در این زمانبندی تاریخ اتمام مونتاژ نهایی یک روز قبل از تست می باشد- تعطیلات باید در نظر گرفته شود روزهای پنجشنبه و جمعه تعطیلات می باشد و سایر تعطیلات تقویمی. زمان نیاز کلید 20 روز قبل از اتمام مونتاژ اولیه و ثانویه و زمان نیاز بوشینگ و ... 20 روز قبل از اتمام مونتاژ نهایی- زمان نیاز رول ورق هسته یک ماه قبل از تاریخ اتمام هسته چینی- زمان نیاز سیم 45 روز قبل از اتمام بوبین پیچی- تولید عایق های مورد نیاز هم 45 روز قبل از بوبین پیچیکلیه اعداد موجود در جدول ظرفیت سنجی تک شیفت می باشد- به طور مثال اگر زمان مونتاژ اولیه نوشته شده 28 یعنی برای الکتروموتور با اون توان و ردیف ولتاژ 28 روز تک شیف طول میکشه - حالا اگر کارخونه بخواد دو شیفت کار کنه مونتاژ اولیه 14 روز طول میکشه توسط خریدار: کاربر755180اطلاعات بیشتر:https://parscoders.com/project/616956/زمانبندی-معکوس-در-اکسلt.me/ParscodersCom