Time Impact Analysis (TIA) آشنایی با 📆در مهندسی پروژه‌ها و مدیریت ساخت و ساز، "تحلیل تأثیر زمانی" ی

Time Impact Analysis (TIA) آشنایی با 📆در مهندسی پروژه‌ها و مدیریت ساخت و ساز، "تحلیل تأثیر زمانی" یا به انگلیسی "Time Impact Analysis" یک روش برای ارزیابی تأثیر تغییرات و تأخیرها در جدول زمانی یک پروژه است. این تحلیل به منظور تشخیص تأثیر تغییرات، انتقالات یا مشکلات برنامه‌ریزی در پیشرفت یک پروژه انجام می‌شود.هنگامی که در یک پروژه، تغییرات، تاخیرها یا مشکلات اتفاق می‌افتد، می‌تواند تأثیرات زیادی بر روی برنامه‌ریزی و برنامه زمانبندی داشته باشد. از جمله تأخیر در تحویل مواد، تغییر نیازمندی‌ها، مشکلات ناشی از شرایط آب و هوایی، تغییر ترتیب اجرای فعالیت‌ها و غیره. تحلیل تأثیر زمانی به منظور بررسی این تغییرات و مشکلات و ارزیابی چگونگی تأثیر آن‌ها بر برنامه زمانبندی انجام می‌شود.مراحل انجام تحلیل تأثیر زمانی عبارت‌اند از:1. شناسایی تغییرات: شناسایی هر چه بهتر تغییرات، تاخیرها و مشکلاتی که در پروژه اتفاق افتاده است.2. توصیف زمانی: بررسی زمان و شرایطی که تغییرات رخ داده‌اند و زمانی که باید اتفاق می‌افتاده است.3. تعیین تأثیر: ارزیابی تأثیر تغییرات و تاخیرها بر روی برنامه زمانبندی پروژه.4. تجمیع تأثیرات: جمع‌آوری تمام تأثیرات مثبت و منفی تغییرات و تاخیرها بر برنامه زمانبندی.5. تعیین جدید برنامه زمانبندی.: تهیه برنامه زمانبندی با در نظر گرفتن تغییرات و تاخیرها به منظور اتمام موفق‌تر پروژه.تحلیل تأثیر زمانی معمولاً با استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت پروژه و ابزارهای مشابه صورت می‌گیرد. این تحلیل به مدیران پروژه کمک می‌کند تا تغییرات را بهینه‌تر مدیریت کنند و از تأخیرها جلوگیری کنند تا برنامه‌ریزی و اجرای پروژه روان‌تر باشد.🤩به مدرسه مدیریت پروژه بپیوندید👇➡️@project_school