🏢نکاتی در خصوص تعلیق اجرای کار از جلد هفتم درسنامه جامع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری، رشته راه و سا

🏢نکاتی در خصوص تعلیق اجرای کار از جلد هفتم درسنامه جامع آزمون کارشناسی رسمی دادگستری، رشته راه و ساختمان الف ) كارفرما مي تواند در مدت پيمان، اجراي كار را براي يك بار و حداكثر سه ماه معلق كند، در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد. در مدت تعليق، پيمانكار مكلف است كه تمام كارهاي انجام شده، مصالح و تجهيزات پاي كار، تاسيسات و ساختمانهاي موقت را بر اساس پيمان به طور شايسته، حفاظت و حراست كند.@rasmikب ) كارفرما هزينه هاي بالاسري پيمانكار را در دوران تعليق، به ميزان تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان، به پيمانكار مي پردازد. اگر در اسناد و مدارك پيمان، تعيين هزينه هاي ياد شده، به توافق طرفين در زمان ابلاغ تعليق موكول شده باشد، كارفرما در مورد ميزان آن با پيمانكار توافق مي نمايد. در صورتي كه در اسناد مدارك پيمان، هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكار در دوره تعليق نشده باشد، كارفرما ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار مي پردازد. اگر به دستور كارفرما، قسمتي از كار متوقف شود، بابت هزينه هاي پيشگفته در مدت تعليق، ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه، به تناسب مبلغ كار متوقف شده، به پيمانكار پرداخت مي شود. براي تعيين هزينه تعليق، كسر ماه به تناسب محاسبه مي شود.@rasmikتبصره ـ در صورتي كه پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان، تعليق پيمان از سوي كارفرما ابلاغ شود، 80 درصد هزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بند، به پيمانكار پرداخت مي شود.@rasmikج ) كارفرما و پيمانكار در مورد ماشين آلاتي كه پيمانكار مايل است در مدت تعليق از كارگاه خارج نمايد، بدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي، توافق مي كنند. اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشين آلات كه در كارگاه باقي مي مانند، بر اساس توافق طرفين به پيمانكار پرداخت مي شود.@rasmikد ) در صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد، كارفرما مي تواند با موافقت پيمانكار، مدت تعليق را براي يك بار و حداكثر سه ماه، با شرايط پيشگفته افزايش دهد. در صورت عدم موافقت پيمانكار با تعليق بيش از سه ماه، پيمان خاتمه يافته و طبق ماده 48 عمل مي شود.@rasmikه ) هر گاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود، كارفرما با تعيين مهلتي براي پيمانكار به منظور آماده نمودن كارگاه، تاريخ شروع مجدد كار را به پيمانكار ابلاغ مي كند.🌑کانال کارشناسی رسمی - عمران 👇https://telegram.me/rasmik🌑 وبسایت ما 👇 http://rasmi-karshenas.ir