🔸گفتگوی بیگلری و نعمانی با مسئولان کشوری برای تسریع در اتمام کریدور✔️بیگلری، نماینده مردم سقزوبانه در مجلس در گفتگوی تلفنی با مجری کریدور بزرگراهی غرب، حوزه اعتبارات سازمان برنامه، رییس شرکت ساخت کردستان و مدیر صمت استان بر تسریع در واگذاری ۸.۵ کیلومتر تعیین تکلیف شده به پیمانکار، تزریق بودجه و تسریع در تکمیل قطعات سقز- بوکان تاکید نمود✔️نعمانی، فرماندار سقز تسریع در آسفالت و زیربارترافیک رفتن را از دغدغه ها برشمرد و در این گفتگوها خواستار تسهیلگری برای لقمان کار، پیمانکار پروژه شد▫️ عبدی، سرپرست کارگاه شرکت لقمان کار قطعه یک الف:✔️سمت بوکان به سقز از کیلومتر ۲.۵۰۰ تا ۵: مشغول روسازی اساس لایه اول و دوم✔️ابتدای محدوده سقز تا کیلومتر ۲.۵۰۰:آبروها تکمیل شده اند✔️خاکریزی کیلومتر ۲.۵۰۰ تا ۳.۲۰۰ در حال انجام است✔️کیلومتر ۳.۲۰۰ تا ۶.۲۰۰:آسفالت ۱ کیلومتر انجام و بقیه آماده پخش قیر و آسفالت ✔️کیلومتر ۶.۲۰۰ تا کیلومتر ۹: ۸۰ درصد دیوار حایل انجام و زیرگذر سرا بایستی ارزیابی شود✔️کیلومتر ۹ تا ۱۷:۵۰۰ تاکنون تحویل نشده ولی پیمانکار مشخص است✔️کیلومتر ۱۷:۵۰۰ تا ۱۹:۵۰۰ در حال احداث دیوار و عملیات روسازی شروع شده